id ; 
LIMITES CON BOLIVIA 139 
Demareacién de Limites 
con Bolivia 
Comisién Argentina 
Yacuiba, Agosto 20 de 1902, 
Senor Mintstro: 
Cumplo el deber de comunicar 4 V. E. que la Comision bo- 
liviana de limites, que seguin estaba convenido debia incorpo- 
rarse en este lugar para proceder al deslinde definitivo de la re- 
gion del Chaco, aun no se ha presentado ni tengo noticias cier- 
tas de su venida. 
Con este motivo repito a V. E. lo que tuve el honor de par- 
ticiparle en mi nota anterior de fecha 27 de Julio ppdo., que 
siendo indispensable aprovechar el corto tiempo util de los tra- 
bajos en esta zona, he emprendido y continuado éstos con toda 
actividad, a fin de que no se inutilicen los sacrificios y gastos 
de la presente campafia, pues aunque la expresada comision 
llegase hoy mismo, ya no seria posible colocar todos los hitos 
del Chaco este afo, si la Comision argentina no hubiese ade- 
lantado buena parte de la’ tarea como lo ha hecho. Sabido es 
que en esta region tropical, pasado el mes de Octubre, ni los 
hombres ni los animales de carga resisten facilmente los pesa- 
dos trabajos que deben ejecutarse para terminarlos. 
Segun las longitudes extremas que tenemos y fijan la sec- 
cion que debemos concluir entre el Pilcomayo y Yacuiba, ésta 
mide ochenta kilometros de campo, todo cubierto de bosque 
gigantesco € impenetrable que apenas permite despejarse a ra- 
zon de un kil6metro por dia con treinta y tantos hachadores, 
mas la gente empleada en el desramado y transporte de los 
eruesos troncos y en la provision de agua y alimentos. 
A. la fecha en que escribo a V. E. se han abierto ya treinta 
y cinco kilometros; quedando cuarenta y cinco que, mas 0 me- 
nos, seran otros tantos: dias de trabajo, cada vez mas_ fatigoso 
a medida que la temperatura aumenta y aumenta el recorrido 
de las distancias para las provisiones, en especial las del agua, 
que falta en muy largos espacios del terreno. 
(Se asegura que esta falta de agua, la mayor dificultad que 
hemos encontrado, proviene de la accion del Ultimo terremoto 
de Yacuiba que ha suprimido casi todas las vertientes). 
Debe agregarse al tiempo calculado necesario para la coloca- 
