LIMITES CON BOLIVIA 143 
NCAA 
En Yacuiba, a tres dias del mes de Septiembre del ano de 
mil novecientos dos, presentes los Peritos demarcadores de las 
Reputblicas Argentina y Bolivia, por la primera el senor coro- 
nel Manuel J. Olascoaga y por la segunda el sefor ingeniero 
Eudoro Calbimonte, expuso el Perito Argentino que habiendo 
llegado con el personal tecnico de su Comision al terreno de 
las operaciones el dia 20 de Julio proximo pasado, habia pro- 
cedido inmediatamente, trasladandose al campo de Ipaguazu a 
determinar la situacion y azimut del paralelo divisorio 22° a 
objeto de instalar a través del bosque el trabajo de la «picada» 
que recorre, teniendo en vista la necesidad de aprovechar la 
estaciOn propicia; que, a la fecha, la referida «picada» entre 
Ipaguazu y las culminaciones ee la serrania de Yacuiba estaba 
terminada, y la del mismo punto de partida hacia el Oriente 
se habia conseguido abrir hasta los cincuenta kilometros, cal- 
culandose veinte mas para unirla al primer hito inaugurado y 
aprobado en la margen derecha del Rio Pilcomayo, por las 
comisiones internacionales demarcadoras en los afios de 1895 
y 96; que al mismo tiempo estaban en ejecucion correcta la 
nivelacion y mensura de las mencionadas «picadas» y habian 
sido distribuidos en ellas a cada 5 kilometros los hitos metali- 
cos conducidos de Buenos Aires. Agrego el Perito Argentino 
que todos estos trabajos de que tenia conocimiento particular 
el Exmo. senior Presidente de Bolivia y el representante de la 
misma en Buenos Aires, anticipados, solo en el concepto de la 
conveniencia mutua de ganar tiempo y evitar a las comisiones 
internacionales los rigores de la estacion estival, quedaban, 
desde luego, enteramente sometidos a la revision y verificacion 
de la Comision Boliviana, poniendo a su disposicion todas las 
anotaciones y calculos de los senores Ingenieros argentinos que 
han actuado en la obra.—El senor Perito Boliviano, aceptando 
esta manifestacion, resolvid, en esta virtud, instalar inmediata- 
mente sus observaciones, después de las cuales y en conoci- 
miento de las dificultades que se oponian por falta de agua a 
la terminacion de la « picada» proxima al Pilcomayo, 4 inicia- 
tiva del Perito Boliviano se trasladarian ambos funcionarios, 
acompanados de su cuerpo tecnico y el personal suficiente de 
